Mua Bán Bất Động Sản

https://mbbatdongsan.com

Diện mạo cao tốc nghìn tỷ nối TPHCM - Phan Thiết với 2 giờ lái xe

Ô tô đã có thể chạy trơn tru tại nhiều đoạn trong dự án cao tốc Dầu Giây - Phan Thiết dù toàn tuyến mới hoàn thành hơn 75% tiến độ.
cao toc hcm phan thiet


Cao tốc Dầu Giây - Phan Thiết là một trong những dự án giao thông trọng điểm phía Nam với tổng vốn đầu tư hơn 12.500 tỷ đồng, do Bộ Giao thông Vận tải làm chủ đầu tư và Ban Quản lý dự án Thăng Long (Ban QLDA) quản lý.

Khởi công vào tháng 10/2020, dự án có kế hoạch hoàn thành cuối năm 2022. Ban QLDA thông báo tuyến đường sẽ thông xe kỹ thuật từ ngày 31/12/2022. Tuy nhiên, theo ghi nhận của Dân trí vào thời điểm trên, nhiều đoạn trên đường vẫn chưa hoàn thiện dù toàn tuyến đã liền mạch.
 
Diện mạo cao tốc nghìn tỷ nối TPHCM - Phan Thiết với 2 giờ lái xe ảnh 2
Tại điểm giao với quốc lộ 56 (đoạn qua xã Hàng Gòn, TP Long Khánh, tỉnh Đồng Nai) thuộc gói thầu số 4, xe công trình đang hối hả hoàn thành đổ đất, rải đá, chuẩn bị trải nhựa làm mặt đường.
Diện mạo cao tốc nghìn tỷ nối TPHCM - Phan Thiết với 2 giờ lái xe ảnh 3

Gói thầu số 4 là đoạn cuối cùng của toàn tuyến cao tốc Dầu Giây - Phan Thiết, dài 16km (từ Km83 đến Km99).

Dự án được chia thành 4 gói thầu xây lắp: Gói thầu 1 do Liên danh Cienco 8 - Phúc Lộc - Vạn Cường thi công; Gói thầu 2 do Liên danh Phương Thành - Cienco 4 thi công; Gói thầu 3 do Liên danh Vinaconex - Trung Chính thi công và gói thầu 4 do Liên danh Tổng Công ty Thăng Long - Cienco 6 thi công.
Diện mạo cao tốc nghìn tỷ nối TPHCM - Phan Thiết với 2 giờ lái xe ảnh 4

Trong ngày thông xe kỹ thuật, các phương tiện đã có thể di chuyển dọc tuyến cao tốc dù nhiều đoạn còn công trường thi công ngổn ngang.
 
Diện mạo cao tốc nghìn tỷ nối TPHCM - Phan Thiết với 2 giờ lái xe ảnh 5

Theo báo cáo của lãnh đạo nhà thầu với Bộ GTVT, sản lượng thi công toàn tuyến hồi tháng 9/2022 mới khoảng 50%, thì 3 tháng sau đó đạt được gần 80% toàn dự án.

Để đạt được tiến độ thông xe kỹ thuật vào ngày cuối năm 2022, toàn công trường đã được huy động thêm 100 nhân lực, 200 máy thi công, hơn 200 ô tô vận chuyển, 20 dây chuyền thi công nền đường, 10 dây chuyền thi công móng, bố trí làm việc liên tục 3 ca, 4 kíp liên tục trên công trường, cùng nhiều công đoạn, máy móc khác.
Diện mạo cao tốc nghìn tỷ nối TPHCM - Phan Thiết với 2 giờ lái xe ảnh 6

Nói về nguyên nhân thi công chậm tiến độ, Ban QLDA Thăng Long cho biết, dự án bị ảnh hưởng nghiêm trọng bởi một số vấn đề khách quan. Trong đó, dịch Covid-19 bùng phát đã làm đứt gẫy chuỗi cung ứng nguồn nhân lực, vật liệu phục vụ thi công dự án 4-6 tháng.
Diện mạo cao tốc nghìn tỷ nối TPHCM - Phan Thiết với 2 giờ lái xe ảnh 7

Công nhân Phạm Xuân Cường có gần 3 tháng làm việc tại tổ thi công hạng mục dải phân cách gói thầu số 3 cho biết, các công nhân đã làm xuyên Tết Dương lịch và có khả năng làm qua Tết Nguyên đán nếu công việc còn, để đảm bảo tiến độ công trình.

"Trong 3 tháng cuối năm có vài trận mưa lớn, việc thi công bị gián đoạn vì công nhân không thể làm việc ngoài trời. Cũng may mắn là trong quá trình làm việc thì bên nhà thầu đã cung cấp sẵn nguyên vật liệu, những vật nặng đã được xe cẩu đặt sẵn, do đó chúng tôi dễ dàng và nhanh chóng thao tác hơn", công nhân Cường nói.
Diện mạo cao tốc nghìn tỷ nối TPHCM - Phan Thiết với 2 giờ lái xe ảnh 8

Dự án cũng gặp khó khăn về nguồn vật liệu đất đắp, đặc biệt gói thầu số 3 bị chậm về thủ tục xin cấp phép khai thác đất. Bên cạnh đó, công tác đào đá nền đường, nổ mìn phá đá tại gói thầu số 2 rất lớn và bị phát sinh một số vấn đề xung quanh. Ngoài ra, biến động đột biến của giá xăng và vật liệu khiến nguồn lực tài chính của nhà thầu bị ảnh hưởng.
Diện mạo cao tốc nghìn tỷ nối TPHCM - Phan Thiết với 2 giờ lái xe ảnh 9

Trao đổi với Dân trí, đại diện UBND tỉnh Đồng Nai cho biết tỉnh đã gấp rút thực hiện công tác bồi thường giải phóng mặt bằng (thuộc địa phận tỉnh) từ sớm để giao cho ban quản lý dự án. Đồng thời, khi đơn vị quản lý dự án gặp vướng mắc về việc thiếu đất đắp nền, tỉnh cũng đã hỗ trợ tìm nguồn cung cấp cho nhà thầu.
Diện mạo cao tốc nghìn tỷ nối TPHCM - Phan Thiết với 2 giờ lái xe ảnh 10

Dự án đi qua địa bàn tỉnh Đồng Nai ảnh hưởng đến 1.247 hộ dân, trên tổng số 1.904 hộ toàn tuyến. Tổng diện tích thu hồi mặt bằng của toàn dự án là 784,89ha, trong đó có 419ha thuộc địa phận Đồng Nai.
Diện mạo cao tốc nghìn tỷ nối TPHCM - Phan Thiết với 2 giờ lái xe ảnh 11
Diện mạo cao tốc nghìn tỷ nối TPHCM - Phan Thiết với 2 giờ lái xe ảnh 12

Các công đoạn làm đường được cấp tập thực hiện đồng thời. Tại đoạn đường trong gói thầu số 3, các công nhân đang thổi bụi chuẩn bị để rải nhựa đường. Theo thông tin từ nhà thầu gói thành phần số 3 (gói có giá trị hợp đồng cao nhất toàn tuyến), đến nay gói này mới đạt hơn 75% tiến độ.
Diện mạo cao tốc nghìn tỷ nối TPHCM - Phan Thiết với 2 giờ lái xe ảnh 13

Toàn tuyến cao tốc đi qua nhiều địa hình. Tại đoạn băng qua hồ Gia Măng (thuộc xã Xuân Tâm, huyện Xuân Lộc, Đồng Nai) đã hoàn thiện mặt đường, đang chờ lắp đặt dải phân cách.
Diện mạo cao tốc nghìn tỷ nối TPHCM - Phan Thiết với 2 giờ lái xe ảnh 14

Dự án cao tốc Dầu Giây - Phan Thiết dài 99km, trong đó đoạn qua tỉnh Đồng Nai dài 51,3km, còn lại thuộc địa phận tỉnh Bình Thuận. Mặt đường rộng hơn 32m thiết kế cho 6 làn xe, vận tốc 120 km/h.
Diện mạo cao tốc nghìn tỷ nối TPHCM - Phan Thiết với 2 giờ lái xe ảnh 15

Cao tốc Dầu Giây - Phan Thiết sẽ có 6 nút giao, 65 cầu (18 cầu trên cao tốc và 47 cầu vượt đường ngang dân sinh). Tại đoạn giao với quốc lộ 1A, trong ngày thông xe kỹ thuật, tuyến đường nối và cầu vượt vị trí này vẫn chưa hình thành.
Diện mạo cao tốc nghìn tỷ nối TPHCM - Phan Thiết với 2 giờ lái xe ảnh 16

Các phương tiện đang di chuyển theo lối mòn đường đất để lên xuống giữa dự án cao tốc và quốc lộ 1A.
Diện mạo cao tốc nghìn tỷ nối TPHCM - Phan Thiết với 2 giờ lái xe ảnh 17

Theo chỉ đạo của Bộ GTVT, cao tốc Dầu Giây - Phan Thiết sẽ thông xe và đi vào khai thác vào 30/4/2023. Khi dự án hoàn thành, thời gian ô tô di chuyển giữa TPHCM và thành phố Phan Thiết (Bình Thuận) còn khoảng 2 giờ, thay vì 5-6 giờ như hiện tại.

Nguồn tin: Theo Dân Trí

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây